Tin tức Khánh Hòa - Trang thông tin điện tử TP Nha Trang

https://tintuckhanhhoa.com

Cam kết hoàn thành dự án cầu Xóm Bóng vào tháng 9

Ngày 17-2, Ban Quản lý dự án 2 có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa báo cáo kế hoạch tiến độ thi công cầu Xóm Bóng, TP. Nha Trang. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 17-2, Ban Quản lý dự án 2 có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa báo cáo kế hoạch tiến độ thi công cầu Xóm Bóng, TP. Nha Trang.


Theo đó, ban sẽ yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực và thiết bị để triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, bảo đảm 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, mũi thi công cọc khoan nhồi đến ngày 20-2 sẽ thi công 3 trụ. Đối với kết cấu phần dưới trụ cầu, nhà thầu huy động thêm 3 dây chuyền để trong tháng 2 có đủ 4 dây chuyền để thi công. Mũi thi công đường đầu cầu dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3, bảo đảm khớp nối với kế hoạch lao dầm; đường cầu phía nam sẽ triển khai sau khi hoàn thành tường chắn phía bắc, dự kiến hoàn thành vào tháng 6. Dự kiến trước ngày 15-3, nhà thầu sẽ lao 2 nhịp dầm. Theo kế hoạch, giá trị sản lượng thực hiện đến ngày 30-4 đạt khoảng 60%, đến ngày 30-6 đạt 75% giá trị hợp đồng và hoàn thành trong tháng 9, đúng như dự kiến.


Ban Quản lý dự án 2 cũng kiến nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.


THÀNH NAM

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp